# Shade Roadmap — V3.1 → V5.0

Indeks over versjonsplanene fra V3.1-grunnsteinen via **Shade 4.0 GA** og
videre til **Shade 5.0** (Voice & Video).

- **V4.0 GA** ✅ — alt fra V2.1 / V2.2 / V2.3 og bonus-tracket (sosial
  recovery, P2P WebRTC, Pub/Sub, Key Transparency) er merget, testet,
  dokumentert og pakket for ekstern review. Wire-formatet er låst.
- **V5.0** = den dedikerte sanntids-releasen. *Alt* VOIP og videostreaming
  ligger her — implementert oppå den frosne 4.0-stacken.

Alle V3.x-planer ligger nå under [`docs/archive/`](./archive/) med
`Status: Done`. Aktive planer: [`V5.0.md`](./V5.0.md).

---

## Faser

### Fase 1 — Documentation & Hardening Foundation ✅

| Plan | Tittel | Effort | Status |
|------|--------|--------|--------|
| [V3.1](./archive/V3.1.md) | Documentation & Hardening Foundation | S | **Done** |

### Fase 2 — Sikkerhetsmodning ✅

| Plan | Tittel | Effort | Status |
|------|--------|--------|--------|
| [V3.2](./archive/V3.2.md) | At-Rest Storage Encryption | L | **Done** |
| [V3.3](./archive/V3.3.md) | Fingerprint Gates & Trust UX | M | **Done** |
| [V3.4](./archive/V3.4.md) | Observability v2 (OpenTelemetry) | M | **Done** |
| [V3.5](./archive/V3.5.md) | Android Parity & Cross-Platform CI | XL | **Done** |

### Fase 3 — Plattformutvidelse ✅

| Plan | Tittel | Effort | Status |
|------|--------|--------|--------|
| [V3.6](./archive/V3.6.md) | Async Store-and-Forward (Inbox) | L | **Done** |
| [V3.7](./archive/V3.7.md) | Transport Bridge (SSE / long-poll) | M | **Done** |
| [V3.8](./archive/V3.8.md) | Web Workers Crypto | M-L | **Done** |
| [V3.9](./archive/V3.9.md) | Rich File Metadata & Previews | M | **Done** |

### Fase 4 — Tillit og P2P-transport ✅

| Plan | Tittel | Effort | Status |
|------|--------|--------|--------|
| [V3.10](./archive/V3.10.md) | Social Key Recovery | L | **Done** |
| [V3.11](./archive/V3.11.md) | WebRTC P2P Transport | XL | **Done** |
| [V3.12](./archive/V3.12.md) | Key Transparency | XXL | **Done** |

### Fase 5 — General Availability ✅

| Plan | Tittel | Effort | Status |
|------|--------|--------|--------|
| [V4.0](./archive/V4.0.md) | External Audit, Consolidation, GA | M | **Done** |

### Fase 6 — Sanntid (post-GA)

| Plan | Tittel | Effort | Avhenger av |
|------|--------|--------|-------------|
| [V5.0](./V5.0.md) | Voice & Video | XXL | V4.0 GA + V3.11 |

---

## Effort-nøkkel

| Symbol | Tid |
|--------|-----|
| **S** | 1–2 uker |
| **M** | 2–4 uker |
| **L** | 4–8 uker |
| **XL** | 2–4 måneder |
| **XXL** | 4+ måneder / multi-quarter |

---

## Avhengighetsgraf

```text
V3.1 ────┬──► V3.2 ──┐
         ├──► V3.3 ──┼──► V3.10 ──┐
         ├──► V3.4 ──┘            │
         ├──► V3.5 ───────────────┼──► V3.12 ──┐
         ├──► V3.6 ──► V3.7 ──► V3.11 ─────────┤
         ├──► V3.8                              ├──► V4.0 GA ──► V5.0 (Voice & Video)
         └──► V3.9 ─────────────────────────────┘
```

---

## Status-konvensjon

Hver plan har et `Status:`-felt øverst. Lov verdier:

- `Idea` — ikke startet, design fortsatt åpent.
- `Design` — designnotat under arbeid eller approved.
- `IMP` — implementasjon pågår.
- `Done` — merget i main, dekket av tester.

Når en plan blir `Done`, flytt fila til `docs/archive/` og oppdater denne tabellen.

---

## Versjonering

- **V3.1 → V3.12** ble trinnvise minor-releases på `0.4.x`-linjen.
- Wire-format-endringer akkumulerte til **V4.0**, men endte med å være
  uendret fra 0.4.x — major-bumpen til 4.0 markerer audit-cycle ferdig
  og GA-frosset kjerne, ikke en wire-bump.
- **V4.0** er GA — låst kjerne, pakket for ekstern review, ingen
  voice/video.
- **V5.0** legger sanntid (voice/video/broadcast) oppå den frosne
  4.0-stacken. Bygger på reserverte envelope-typer slik at 4.0-klienter
  ignorerer 5.0-trafikk gracefully — ikke breaking.
- Hver `V*`-merge oppdaterer `CHANGELOG.md` og bumper alle pakker via
  `bun run version`.
